Feedback

# Gráfico de Gantt
View video

El gráfico de Gantt es una representación visual de las actividades a lo largo del tiempo, que permite realizar un seguimiento de los plazos, la duración y la superposición de tareas.

### Título del Gráfico

Define el título del gráfico de Gantt que se mostrará en la aplicación.

La definición de texto no tiene restricción de caracteres y se puede hacer con un fixed text o usando un lang, para crear sistemas con múltiples idiomas.

> Ver más detalles sobre idiomas y sobre nuestro Diccionario de datos.

Ejemplo del título del gráfico mostrado en la aplicación.

### Tema del Gráfico

Este atributo define el tema utilizado para el gráfico de Gantt, funcionando de forma independiente del tema general de la aplicación.

#### Opciones disponibles:

- Heredar tema de la aplicación: Aplica el tema del gráfico definido en la configuración general de la aplicación. Los temas pueden editarse desde el menú Layout > Temas para las aplicaciones.
- Lista de temas: Muestra los temas creados en Layout > Temas para los Gráficos.

### Posición del Gráfico

Define la posición de la aplicación en la pantalla cuando se muestra el gráfico de Gantt. La aplicación puede alinearse a la Izquierda, Centro o Derecha.

### Etiqueta del campo

Define el campo que se mostrará en la columna principal del gráfico de Gantt. Este atributo es obligatorio para que el gráfico se visualice correctamente.

Ejemplo de un gráfico de Gantt con lista de tareas, donde el atributo se ha configurado con el campo del nombre de las tareas.

### Ancho

Define el ancho disponible para mostrar el gráfico de Gantt.

Este campo acepta valores en píxeles (por ejemplo, `800px`) o en porcentaje (por ejemplo, `100%`), permitiendo controlar cómo se adapta el gráfico al espacio disponible en pantalla.

### Altura

Permite definir la altura del gráfico de Gantt utilizando valores fijos en píxeles (por ejemplo, `600px`).

A diferencia del ancho, este campo no acepta valores en porcentaje. La altura debe definirse con una medida fija para garantizar una visualización completa del gráfico.

### Botones adicionales

Permite configurar los botones que se mostrarán en la barra de herramientas del gráfico de Gantt.

#### Opciones disponibles

- Elegir tema del Gantt: Cuando está habilitado, muestra una lista desplegable con los temas de gráficos disponibles.
- Seleccionar períodos en la barra de título: Habilita un botón en la barra de herramientas del gráfico que permite al usuario cambiar la visualización de los períodos configurados en la aplicación.

Ejemplo de los botones en la interfaz.

### Períodos de Exposición

Utiliza este atributo para definir los intervalos de tiempo para la visualización de los datos en el gráfico, que pueden ser: Año, Semestre, Trimestre y Mes.

> Este atributo también define los valores disponibles en el botón Definir Períodos.

Ejemplo del gráfico con todos los períodos seleccionados.

### Fecha de Inicio

Indica la fecha real de inicio de la actividad en el gráfico de Gantt.

Este atributo debe estar vinculado a un campo tipo fecha que almacene esta información, esencial para mostrar la barra de ejecución en el gráfico.

### Fecha de Finalización

Este atributo indica la fecha en que se completó la actividad.

Junto con el campo Fecha de Inicio, es responsable de generar la barra de ejecución que representa el progreso de la actividad.

Ejemplo de la barra de ejecución en el gráfico de Gantt.

### Fecha de inicio prevista

Junto con el atributo Fecha de finalización prevista, es responsable de mostrar la barra de planificación en el gráfico de Gantt.

Este campo debe estar vinculado a un campo tipo fecha que contenga la Fecha de inicio prevista para la actividad.

> Este campo es opcional. Sin embargo, si se deja en blanco, la barra de planificación no se mostrará en el gráfico.

### Fecha de finalización prevista

Responsable de generar la barra de planificación en el gráfico de Gantt junto con el campo Fecha de inicio prevista.

Este campo debe estar vinculado a un campo tipo fecha que contenga la Fecha de finalización prevista de la actividad.

Ejemplo de la barra de planificación en el gráfico de Gantt.

> Este campo es opcional. Sin embargo, si se deja en blanco, la barra de planificación no se mostrará en el gráfico.

### Formato de Visualización

Permite definir el formato de fecha que se mostrará en el gráfico de Gantt.

#### Opciones disponibles:

- Usar Configuración Regional: Esta es la opción predeterminada. Permite que el formato de fecha se adapte al idioma seleccionado. Puedes personalizar la configuración regional del proyecto accediendo al menú Localidades > Configuración Regional.
- dd/mm/aaaa: muestra la fecha en formato día/mes/año (ej: 25/10/2025).
- mm/dd/aaaa: muestra la fecha en formato mes/día/año (ej: 10/25/2025), utilizado principalmente en sistemas en inglés (EE.UU.).

### Porcentaje Completado

Define el progreso de la actividad como un porcentaje, indicando el estado de la tarea.

Este campo debe contener un valor numérico entre 0 y 100, que representa el porcentaje de finalización de la actividad. Este valor se utiliza para mostrar una barra de progreso dentro del gráfico de Gantt.

> Este campo se ignora cuando ambos campos Fecha de inicio prevista y Fecha de finalización prevista están completados. En estos casos, el gráfico utiliza el intervalo entre fechas para calcular el progreso y los días de retraso.

### Recurso

Define el recurso utilizado para cada actividad.

Este campo puede representar a una persona, un equipo o cualquier otro elemento asignado para la realización de la actividad.

> Cuando se configura, este campo añade una segunda columna al gráfico de Gantt con los recursos asignados.

Ejemplo de la columna de recursos en el gráfico:

### Tarea Anterior

Define la dependencia entre actividades en el gráfico de Gantt.

El campo “Tarea Anterior” debe contener el identificador (ID) de la actividad que debe completarse antes de que comience la actual. Esta relación crea una línea de dependencia visual entre las barras del gráfico.

Este atributo funciona en conjunto con el campo ID de la Tarea.

### ID de la Tarea

Define el campo que almacena el identificador único de cada actividad en el gráfico de Gantt.

Se utiliza junto con el campo Tarea Anterior para crear el vínculo entre actividades y generar la línea de dependencia visual.

Ejemplo de la línea generada entre actividades:

### Fecha del milestone

Define un hito en el cronograma, representado como un punto fijo en el gráfico de Gantt.

Este campo debe contener la fecha de un evento importante o una entrega clave dentro del cronograma del proyecto.

Ejemplo del hito representado en el gráfico: